<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="de-DE" xml:lang="de-DE" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. &gt;&gt; adopted for V-Modell-XT &lt;&lt; 0.4.1a. See http://www.hj-gym.dk/~hj/writer2latex for more info. -->
  <head profile="http://dublincore.org/documents/dcq-html/">
    <title>Wartung und Pflege von Systemen (AN)</title>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
    <link href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" rel="schema.DC" />
    <meta content="Vassilis Rizopoulos" name="DC.creator" />
    <meta content="2007-10-10T09:33:39" name="DC.date" />
    <meta content="de-DE" name="DC.language" />
    <link href="exportfiles/style.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body id="toc110">
    <div id="header">
      <div class="up">[<a href="1500ffbca526ac9.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="fa8bfb31218890.html">Zurueck</a>] [<a href="a574fbca536109.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
      <div class="down">
        <hr />
      </div>
    </div>
    <div dir="ltr" id="content">
      <h1><span class="SectionNumber">3 </span>Teil 3: <a id="ref6aa6f7a07a969d"></a>V-Modell-Referenz Tailoring</h1>
      <h2><span class="SectionNumber">3.7 </span><a id="ref1500ffbca526ac9"></a>Projektdurchführungsstrategien</h2>
      <h3><span class="SectionNumber">3.7.4 </span><a id="ref49c1fb31224f67"></a>Wartung und Pflege von Systemen (AN)</h3>
      <p class="VModellXTHeading6">
        <b>Beschreibung</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wie in Teil 1: &quot;→<a href="Projekt-V-Modell-XT.html#ref12476fba6d84a67">Grundlagen des V-Modells</a> &quot; bereits erläutert wurde, stellt das V-Modell für unterschiedliche →<a href="44e3fbda665f67.html#ref4b99fbe91d963b">Projekttyp</a>en jeweils speziell angepasste →<a href="44e3fbda665f67.html#ref13641fbe9196606">Projektdurchführungsstrategie</a>n zur Verfügung. Die Projektdurchführungsstrategie →<a href="#ref49c1fb31224f67">Wartung und Pflege von Systemen (AN)</a> beschreibt eine entsprechende Vorgehensweise für den Projekttyp →<a href="1369cfd47f59793.html#ref1369cfd47f59793">Systementwicklungsprojekt (AN)</a>.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die →<a href="#ref49c1fb31224f67">Wartung und Pflege von Systemen (AN)</a> basiert auf der Situation, dass ein bereits in der Nutzung befindliches System zu adaptieren beziehungsweise zu ändern ist, indem zum Beispiel Fehler behoben, neue Technologien eingeführt, die Erfüllung nicht-funktionaler Anforderungen verbessert oder die Funktionalität modifiziert oder erweitert werden sollen. Diese &quot;Änderungsanforderungen&quot; werden zu Beginn des Projekts vom Auftraggeber vorgegeben. Zusätzliche Änderungsanforderungen, die bei der Projektdurchführung auftreten, sind nur über das →<a href="13f0f6a5191f1b.html#ref13f0f6a5191f1b">Problem- und Änderungsmanagement</a> möglich. Der Auftragnehmer analysiert die Änderungsanforderungen, führt die notwendigen Änderungen am System durch und liefert das modifizierte System dann in der Regel in mehreren Iterationen. Jede dieser Iterationen wird einzeln vom Auftraggeber abgenommen.</p>
      <p class="VModellXTHeading6">
        <b>Ablauf</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-ANPflegeUndWartung.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-ANPflegeUndWartung.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration96">76</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die Entscheidungspunkte der Projektdurchführungsstrategie →<a href="#ref49c1fb31224f67">Wartung und Pflege von Systemen (AN)</a> sowie der Ablauf der möglichen Entwicklungszyklen sind in <a href="#seqrefIllustration96">Abbildung 76</a> dargestellt. Der Ablauf unterscheidet sich von der Projektdurchführungsstrategie →<a href="c3cdfb31207000.html#refc3cdfb31207000">Inkrementelle Systementwicklung (AN)</a> maßgeblich durch die unterschiedlichen Einstiegspunkte in der Systementwicklung, die davon abhängen, wie umfassend die durchzuführenden Änderungen am System sind. Betroffen sein können die Gesamtsystemspezifikation, der Systementwurf oder der Feinentwurf. Im Folgenden wird anhand der durchlaufenen Entscheidungspunkte der Ablauf einer →<a href="44e3fbda665f67.html#ref10c221089afdd6fb">Iteration</a> der Wartung und Pflege beschrieben.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration97">77</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 1 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Vom Auftraggeber erhält der Auftragnehmer eine Ausschreibung mit den Anforderungen an das zu entwickelnde System. Nach Prüfung der Anforderungen entscheidet der Auftragnehmer, ob ein →<a href="3dcdf6afae1902.html#ref3dcdf6afae1902">Angebot</a> für diese Ausschreibung in wirtschaftlicher und strategischer Hinsicht sinnvoll ist. Abhängig von der Entscheidung erfolgt die interne Genehmigung des Projekts (→<a href="de21fb30c4aec0.html#refde21fb30c4aec0">Projekt genehmigt</a>).</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJD1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJD1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration98">78</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 2 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wurde das Projekt genehmigt, wird das Projekt im kleinen Rahmen definiert, indem einfache Produkte →<a href="7d9bf684e9bf2c.html#ref7d9bf684e9bf2c">Projekthandbuch</a> und →<a href="6f1cf684ebbabd.html#ref6f1cf684ebbabd">QS-Handbuch</a> mit angebotsrelevanten Bestandteilen erstellt werden. Im Entscheidungspunkt →<a href="56f6fb30c54fd7.html#ref56f6fb30c54fd7">Projekt definiert</a> wird untersucht, ob diese Produkte auf dem Weg zum Vertragsschluss angemessen sind.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-AGA1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-AGA1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration99">79</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 3 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach der Projektdefinition erstellt der Auftragnehmer ein →<a href="3dcdf6afae1902.html#ref3dcdf6afae1902">Angebot</a> zu den Anforderungen. Nach Prüfung des Angebots wird entschieden, ob das Angebot an den Auftraggeber übergeben wird (→<a href="3650fb30c844c0.html#ref3650fb30c844c0">Angebot abgegeben</a>).</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJB1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJB1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration100">80</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 4 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Akzeptiert der Auftraggeber das Angebot, wird ein →<a href="112ecf767279ec5.html#ref112ecf767279ec5">Vertrag</a> zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geschlossen, in dem die Anforderungen an das System, sowie die Rahmenbedingungen des Projekts schriftlich fixiert sind (→<a href="645dfb30c8d591.html#ref645dfb30c8d591">Projekt beauftragt</a>).</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ITG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ITG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration101">81</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 5 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nachdem ein Vertrag geschlossen worden ist, wird die Vorgehensweise bei der Systementwicklung, d.h. die bis zur Abnahme zu durchlaufenden Entscheidungspunkte, und der Umfang der umzusetzenden Anforderungen geplant. Außerdem wird geprüft, ob die Produkte →<a href="7d9bf684e9bf2c.html#ref7d9bf684e9bf2c">Projekthandbuch</a> und →<a href="6f1cf684ebbabd.html#ref6f1cf684ebbabd">QS-Handbuch</a> das Projekt angemessen beschreiben und gegebenenfalls erfolgt eine Anpassung. Die unter Umständen noch nicht berücksichtigten Aspekte des Projekt- und Qualitätsmanagements werden nun ausführlicher definiert. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYE3-P.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYE3-P.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration102">82</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 6</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wenn die im Entscheidungspunkt →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> eingeplanten Änderungen Auswirkungen auf den Systementwurf haben, aber die →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> außen vor lassen, werden die Änderungen am Systementwurf vorgenommen. Die Auswirkungen werden für das System sowie alle identifizierten Unterstützungssysteme entworfen. Dies kann für das System und die verschiedenen Unterstützungssysteme unabhängig voneinander geschehen. Ziel ist es, für das System und jedes Unterstützungssystem den Entscheidungspunkt →<a href="5daffb30c9ce0d.html#ref5daffb30c9ce0d">System entworfen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA1-P.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA1-P.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration103">83</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 7 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wenn die im Entscheidungspunkt →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> eingeplanten Änderungen Auswirkungen auf den Feinentwurf haben, aber die Gesamtsystemspezifikation und den Systementwurf außen vor lassen, werden die Änderungen am Feinentwurf vorgenommen. Für den Feinentwurf werden die Architekturen der HW- bzw. SW-Einheiten zu Komponenten und Modulen verfeinert. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="17fcefb30cad425.html#ref17fcefb30cad425">Feinentwurf abgeschlossen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYS1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYS1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration104">84</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 8 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Im Projekt werden die im Entscheidungspunkt →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> eingeplanten Anforderungen unter Beteiligung des Auftraggebers evaluiert und ein erster Grobentwurf des Systems erstellt. Anforderungen und Grobentwurf werden in der →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> dokumentiert. Das Pflichtenheft ist Grundlage für die weitere Entwicklung des Systems. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="1353cfb30c95ca5.html#ref1353cfb30c95ca5">System spezifiziert</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYE2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYE2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration105">85</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 9</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Ausgehend vom Grobentwurf werden Architekturen für das System sowie alle identifizierten →<a href="2ff8cf07dc77.html#ref2ff8cf07dc77">Unterstützungssystem</a> entworfen. In den Architekturen werden →<a href="44e3fbda665f67.html#ref91fb1075a95a164">Systemelement</a> bis auf die Ebene der HW- und SW-Einheiten identifiziert. Die Anforderungen werden den Systemelementen zugeordnet und verfeinert. Der Entwicklungsprozess und die Prüfstrategie werden festgelegt. Dies kann für das System und die verschiedenen Unterstützungssysteme unabhängig voneinander geschehen, indem die folgenden Entscheidungspunkte bis zur Lieferung einzeln ausgeplant und möglicherweise zeitlich parallel durchgeführt werden. Ziel ist es, für das System und jedes Unterstützungssystem den Entscheidungspunkt →<a href="5daffb30c9ce0d.html#ref5daffb30c9ce0d">System entworfen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJA1-IPK.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJA1-IPK.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration106">86</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 10</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Werden im Rahmen des Systementwurfs (Entscheidungspunkt →<a href="5daffb30c9ce0d.html#ref5daffb30c9ce0d">System entworfen</a>) →<a href="c149fa7d52f02e.html#refc149fa7d52f02e">Externe Einheit</a>en für einen Unterauftrag identifiziert, so ist vom Auftragnehmer ein Teil-Auftraggeber-Projekt durchzuführen. Als erstes findet eine →<a href="10e83f7fc43c039.html#ref10e83f7fc43c039">Ausschreibung</a> statt und das erste Ziel bei der Abwicklung eines Unterauftrags ist der Entscheidungspunkt →<a href="3176fb30c7aef7.html#ref3176fb30c7aef7">Projekt ausgeschrieben</a>. Die Entscheidungspunkte des Unterauftrags werden wie die entsprechenden Entscheidungspunkte in der Projektdurchführungsstrategie →Vergabe und Durchführung eines Systementwicklungsprojektes (AG) durchgeführt.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA3-IP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA3-IP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration107">87</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 11</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach Erreichen des Entscheidungspunktes →<a href="5daffb30c9ce0d.html#ref5daffb30c9ce0d">System entworfen</a> können die Arbeiten am Feinentwurf beginnen. Für den Feinentwurf werden die Architekturen der HW- bzw. SW-Einheiten zu Komponenten und Modulen verfeinert und gegebenenfalls externe SW-/HW-Spezifikationen erstellt. Die Anforderungen werden den SW- und HW-Elementen zugeordnet. Der Entwicklungsprozess und die Prüfstrategie werden festgelegt. Hier ist es möglich, auf dem Weg zur Integration der realisierten Systemelemente den Feinentwurf von HW- bzw. SW-Einheiten zeitlich parallel zur Realisierung anderer HW- bzw. SW-Einheiten zu planen und durchzuführen. Ziel dieser Aktivitäten ist es, für jeden Parallelablauf den Entscheidungspunkt →<a href="17fcefb30cad425.html#ref17fcefb30cad425">Feinentwurf abgeschlossen</a> zu erreichen. Aufgrund möglicher Parallelarbeiten kann der Entscheidungspunkt →<a href="17fcefb30cad425.html#ref17fcefb30cad425">Feinentwurf abgeschlossen</a> in einigen Parallelsträngen bereits erreicht worden sein und mit der Realisierung begonnen werden, während in anderen Strängen noch am Feinentwurf gearbeitet wird.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SER1-IPK.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SER1-IPK.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration108">88</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 12</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Alle im Feinentwurf identifizierten HW- und SW-Elemente werden entsprechend den Anforderungen realisiert und einer Prüfung unterzogen. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="cd4bfb30cb8fea.html#refcd4bfb30cb8fea">Systemelemente realisiert</a> zu erreichen. Hierbei ist auch eine iterative Vorgehensweise möglich, bei der nach der Realisierung von einigen Systemelementen des Feinentwurfs der Feinentwurf erweitert wird. Wurden im Rahmen des Feinentwurfs externe SW-/HW-Modul-Spezifikationen erstellt, so können für die Entwicklung der SW-/HW-Module Unteraufträge vergeben werden.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA4-IPK.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-FEA4-IPK.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration109">89</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 13</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Damit der Feinentwurf und die Realisierung iterativ umgesetzt werden können, ist nach der Realisierung ein Rückschritt zur Erstellung des Feinentwurfs möglich. Bei diesem Schritt werden HW- bzw. SW-Einheiten, die in der vorhergehenden Iteration im Feinentwurf noch nicht berücksichtigt worden sind, im Feinentwurf verfeinert. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt →<a href="17fcefb30cad425.html#ref17fcefb30cad425">Feinentwurf abgeschlossen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYI1-IP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYI1-IP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration110">90</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 14</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Alle realisierten HW- und SW-Elemente und auch die Externen Einheiten, die über Unteraufträge bezogen wurden, werden zu Systemelementen und schließlich zum System beziehungsweise zu den Unterstützungssystemen zusammengefügt. Die integrierten Elemente werden einer Prüfung unterzogen. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="b168fb30cc4848.html#refb168fb30cc4848">System integriert</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYE1-IP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-SYE1-IP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration111">91</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 15</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Da nicht nur Feinentwurf und Realisierung, sondern auch Systementwurf und Integration iterativ durchgeführt werden können, kann eine neue interne Iteration für den Systementwurf geplant werden. In den Architekturen werden noch nicht umgesetzte Systemelemente bis auf die Ebene der HW- und SW-Einheiten identifiziert. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="5daffb30c9ce0d.html#ref5daffb30c9ce0d">System entworfen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-LFD1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-LFD1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration112">92</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 16</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Das zu liefernde Gesamtsystem wird entsprechend den Anforderungen zu einer →<a href="b16ef88ed600f3.html#refb16ef88ed600f3">Lieferung</a> zusammengestellt. Eine Lieferung umfasst das Gesamtsystem, das aus dem System selbst und den Unterstützungssystemen zusammengesetzt wird, sowie gegebenenfalls eine Dokumentation. Zum Entscheidungspunkt →<a href="d6afb30cca67b.html#refd6afb30cca67b">Lieferung durchgeführt</a> wird anhand der Ergebnisse entschieden, ob die Lieferung an den Auftraggeber zur Abnahme übergeben wird.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ABE1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ABE1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration113">93</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 17 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die →<a href="b16ef88ed600f3.html#refb16ef88ed600f3">Lieferung</a> wird vom Auftraggeber hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen geprüft. Zum Entscheidungspunkt →<a href="6a0ffb30cf8001.html#ref6a0ffb30cf8001">Abnahme erfolgt</a> wird vom Auftraggeber anhand der Ergebnisse entschieden, ob eine →<a href="16c0cf85da65272.html#ref16c0cf85da65272">Abnahmeerklärung</a> erstellt wird oder ob Nachbesserungen durch den Auftragnehmer notwendig sind. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="6a0ffb30cf8001.html#ref6a0ffb30cf8001">Abnahme erfolgt</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ITG2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-ITG2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration114">94</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 18</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wenn mehrere Inkremente bei der Systementwicklung vorgesehen sind, kann nach der Abnahme eines Inkrements die detaillierte Planung des nächsten Inkrements in Angriff genommen werden. Zur Planung eines neuen Inkrements werden in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber alle offenen →<a href="14504f96aab8f86.html#ref14504f96aab8f86">Problemmeldung/Änderungsantrag</a> der →<a href="98d3f96abbe68e.html#ref98d3f96abbe68e">Änderungsstatusliste</a> geprüft. Zum Entscheidungspunkt →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> wird anhand der Liste entschieden, welche Änderungsanforderungen in das neue Inkrement übernommen und welche vorerst zurückgestellt werden. Ferner wird festgelegt, welche Bestandteile, die noch nicht umgesetzt worden sind, im neuen Inkrement zu berücksichtigen sind. Die Änderungsanforderungen und die offenen Anforderungen der →<a href="f436f8cfc083ae.html#reff436f8cfc083ae">Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft)</a> sind Grundlage für einen neuen Entwicklungszyklus. Erneut wird geprüft, ob das →<a href="7d9bf684e9bf2c.html#ref7d9bf684e9bf2c">Projekthandbuch</a> und das →<a href="6f1cf684ebbabd.html#ref6f1cf684ebbabd">QS-Handbuch</a> das Projekt angemessen widerspiegeln. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="101d2fb30cff476.html#ref101d2fb30cff476">Iteration geplant</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJB2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJB2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration115">95</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 19 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Haben Auftraggeber und Auftragnehmer im Vorfeld vereinbart, dass zunächst eine Iteration oder einige wenige Iterationen umgesetzt werden, bevor es zu einer vertraglichen Fixierung des Gesamtumfangs kommt, so kann nach dem Entscheidungspunkt →<a href="6a0ffb30cf8001.html#ref6a0ffb30cf8001">Abnahme erfolgt</a> ein neuer →<a href="112ecf767279ec5.html#ref112ecf767279ec5">Vertrag</a> geschlossen oder ein →<a href="d473f9fac350e8.html#refd473f9fac350e8">Vertragszusatz</a> aufgesetzt werden. Bei öffentlichen Auftraggebern müssen hierbei vergaberechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="645dfb30c8d591.html#ref645dfb30c8d591">Projekt beauftragt</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJS1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-ANV-PJS1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration116">96</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege (AN) - Schritt 20 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wurden alle Anforderungen berücksichtigt und gibt es keine offenen Änderungsanträge mehr, wird nach der erfolgten Abnahme entschieden das Projekt abzuschließen. Ein →<a href="17217f684eb681e.html#ref17217f684eb681e">Projektabschlussbericht</a> wird erstellt und an den Auftraggeber übergeben. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt →<a href="6674fb30d05e5b.html#ref6674fb30d05e5b">Projekt abgeschlossen</a> zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTHeading6">Auswahlkriterien</p>
      <table cellspacing="0" id="Table1187Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="12a79fa59c38f76.html#ref12a79fa59c38f76">Projektgegenstand</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">HW-System, HW- und SW-System / Eingebettetes System, SW-System, Systemintegration</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1197Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="ccc5fa59c5eaed.html#refccc5fa59c5eaed">Projektrolle</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">AN mit Unterauftragnehmern, AN ohne Unterauftragnehmer</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1207Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="13948fa59c7640e.html#ref13948fa59c7640e">Systemlebenszyklusausschnitt</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">Wartung und Pflege</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <div id="footer">
      <div class="up">
        <hr style="clear:both" />
      </div>
      <div class="down">[<a href="1500ffbca526ac9.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="fa8bfb31218890.html">Zurueck</a>] [<a href="a574fbca536109.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
    </div>
    <div class="navbar">
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="Projekt-V-Modell-XT.html#toc0">Teil 1: Grundlagen des V-Modells</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="1054cfba6d7ffd6.html#toc35">Teil 2: Eine Tour durch das V-Modell</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="6aa6f7a07a969d.html#toc54">Teil 3: V-Modell-Referenz Tailoring</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="17bfafba6c8100c.html#toc55">Einleitung</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="11ac7fba6c81d26.html#toc60">Vorgaben und Anleitung zum Tailoring</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="1587bfbca4e9415.html#toc61">Projektmerkmale</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="935dfd47fc625d.html#toc71">Projekttypen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="d2fafbca518044.html#toc73">Vorgehensbausteine</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="d24afbca520d68.html#toc90">Entscheidungspunkte</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="1500ffbca526ac9.html#toc106">Projektdurchführungsstrategien</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="c3cdfb31207000.html#toc107">Inkrementelle Systementwicklung (AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="9b5bfb31211a99.html#toc108">Komponentenbasierte Systementwicklung (AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="fa8bfb31218890.html#toc109">Agile Systementwicklung (AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="current">
          <a href="49c1fb31224f67.html#toc110">Wartung und Pflege von Systemen (AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="a574fbca536109.html#toc111">Tailoring-Produktabhängigkeiten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="183cfbca5582c8.html#toc117">Vorgehensbausteinindex</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="a4a8fd5b2e3073.html#toc118">Vorgehensbausteinindex (alphabetisch)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="55cafbca55ce16.html#toc119">Abbildungsverzeichnis</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="129acf7a07cbd9a.html#toc120">Teil 4: V-Modell-Referenz Rollen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="7b23f7a07ce3c8.html#toc150">Teil 5: V-Modell-Referenz Produkte</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="11432f7a07f9a6a.html#toc596">Teil 6: V-Modell-Referenz Aktivitäten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="fa7bf7a07cfd49.html#toc823">Teil 7: V-Modell-Referenz Konventionsabbildungen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e696fba6d82de2.html#toc873">Teil 8: Anhang</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e530fba6d8aff5.html#toc907">Teil 9: Vorlagen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="emptyDiv"></div>
    </div>
  </body>
</html>
